Geschil over netcapaciteit: rechter toetst onderbouwing netbeheerder

Samenvatting

Een bedrijf had elektrische bussen gekocht en wilde deze opladen op eigen terrein. Daarvoor was een aansluiting op het elektriciteitsnet nodig en extra capaciteit. De netbeheerder Enexis leverde die aansluiting later dan het bedrijf had verwacht. Daardoor kon het bedrijf de bussen een tijd lang niet gebruiken en eiste het schadevergoeding.

Volgens het bedrijf had Enexis toegezegd dat de aansluiting begin 2024 klaar zou zijn. Enexis stelde dat dit geen harde afspraak was, maar alleen een inschatting. De planning kon veranderen, onder andere omdat het elektriciteitsnet vol zit en eerst moet worden uitgebreid.

De rechtbank geeft Enexis gelijk. In de offerte en voorwaarden stond duidelijk dat planningen niet vaststaan en dat er vertraging kan ontstaan. Ook uit het telefoongesprek en de e-mail blijkt volgens de rechter niet dat een definitieve datum is afgesproken.

Daarnaast wijst de rechtbank erop dat netbeheerders te maken hebben met een druk elektriciteitsnet en keuzes moeten maken. Daardoor kunnen projecten vertraging oplopen.

De conclusie is dat Enexis niet tekort is geschoten en geen schade hoeft te betalen.

Relevantie

Deze uitspraak laat zien dat bedrijven niet zomaar mogen vertrouwen op een geplande datum voor een netaansluiting, zeker niet bij netcongestie.